# Projet Fil Rouge : planification avec des temps unitaires

La durée d'une tâche dépend notamment de la quantité de travaux à réaliser. La réalisation 50 m² de murs ne prend pas autant de temps que celle de 150 m² par exemple.

Lorsque l'on débute et que nous n'avons pas encore une idée précise des durées de réalisation, on peut se référer à des bases de données telle que *Batichiffrage*.

{% hint style="success" %}
L'objectif de cette activité est de réaliser le planning du chantier de la maison individuelle que vous avez conçue dans la séquence précédente. Les questions suivantes vous permettront de déterminer les tâches et de quantifier leur durée.
{% endhint %}

## 1. Terrassement et VRD

Question 1.1. Votre projet possède-t-il un vide sanitaire ou un sous-sol.

**Temps unitaires** (T.U.) indicatifs pour certaines tâches de réalisation :&#x20;

| Intitulé                                            | Qté  | T.U.    |
| --------------------------------------------------- | ---- | ------- |
| Terrassement                                        | 1 m³ | 0,18 h  |
| Décapage terre végétale 20 cm épaisseur             | 1 m² | 0,02 h  |
| Fondations (excavation, ferraillage et coulage)     | 1 ml | 0,56 h  |
| Mur en parpaing                                     | 1 m² | 0,66 h  |
| Mur ossature bois (sans isolant)                    | 1 m² | 1,18 h  |
| Voile en béton armé                                 | 1 m² | 1,93 h  |
| Mur en briques creuses 30 cm                        | 1 m² | 0,68 h  |
| Dallage béton (terre-plein)                         | 1 m² | 0,67 h  |
| Plancher hourdis                                    | 1 m² | 1,23 h  |
| Escalier en bois                                    | 1 U  | 7,01 h  |
| Escalier en béton                                   | 1 U  | 31,41 h |
| Escalier métallique                                 | 1 U  | 4,01 h  |
| Charpente traditionnelle                            | 1 m² | 1,17 h  |
| Charpente industrialisée (fermettes)                | 1 m² | 0,31 h  |
| Couverture tuiles terre cuite                       | 1 m² | 0,85 h  |
| Toiture terrasse non accessible                     | 1 m² | 0,75 h  |
| Toiture terrasse végétalisée                        | 1 m² | 3,07 h  |
| Gouttières + descentes d'eau pluviale               | 1 ml | 0,87 h  |
| Baie coulissante                                    | 1 U  | 2,70 h  |
| Porte fenêtre 2 ventaux                             | 1 U  | 2,20 h  |
| Porte d'entrée                                      | 1 U  | 1,92 h  |
| Fenêtre 2 ventaux                                   | 1 U  | 0,90 h  |
| Volet roulant                                       | 1 U  | 3,00 h  |
| Porte de garage basculante                          | 1 U  | 4,00 h  |
| Pose revêtement sol plastique ou Moquette           | 1 m² | 0,27 h  |
| Carrelage                                           | 1 m² | 0,64 h  |
| Parquet                                             | 1 m² | 0,52 h  |
| Cloisons de distribution en plaques de plâtre BA 13 | 1 m² | 0,83 h  |
| Peinture murs                                       | 1 m² | 0,17 h  |
| Carrelage, Faïence                                  | 1 m² | 1,05 h  |
| Isolation intérieure (BA 13 + isolant)              | 1 m² | 0,53 h  |
| Plafond en BA 13 + peinture                         | 1 m² | 0,80 h  |
| Peinture plafond                                    | 1 m² | 0,20 h  |
| Douche                                              | 1 U  | 6,29 h  |
| WC                                                  | 1 U  | 3,51 h  |
| Baignoire                                           | 1 U  | 8,35 h  |
| Lave main                                           | 1 U  | 6,15 h  |
| Chaudière                                           | 1 U  | 9,63 h  |
| Radiateur eau chaude                                | 1 U  | 1,45 h  |
